%Teilweise Erzeugt mit dem LaTeX-Generator: http://latex.sehnot.de

%Schriftgröße, Layout, Papierformat, Art des Dokumentes
\documentclass[10pt,oneside,a4paper]{scrartcl}

%Einstellungen der Seitenränder
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm,includeheadfoot]{geometry}

%neue Rechtschreibung
\usepackage[ngerman]{babel}

%Umlaute ermöglichen
\usepackage[utf8]{inputenc}

%Gesamtseitenzahl
\usepackage{lastpage}

% Kopf- und Fußzeile
\usepackage[automark]{scrpage2}

%Quellcode-Listings
\usepackage{listings}

%Hyperlinks
\usepackage{hyperref}

%Bilder
\usepackage{graphicx}
\usepackage{graphics}

\usepackage{setspace}
\usepackage{multicol}

% Schriftarten für fettes Monospace
%\usepackage[T1]{fontenc}
%\usepackage{lmodern}

%Kopfzeile
\ihead{Softwartechnik}
\chead{}
\ohead{http://kohnlehome.de/informatik/scrum.pdf}
\setheadsepline{0.5pt}

%Fußzeile
\setfootsepline{0.5pt}
\ifoot{\href{http://kohnlehome.de/}{Franz Kohnle}}
\cfoot{Seite \thepage\ von  \pageref{LastPage}}
\ofoot{\today}

\pagestyle{scrheadings}

\begin{document}

% Überschrift 
\begin{center}
\LARGE % Schriftgröße
\bfseries % Fettdruck
\sffamily % Serifenlose Schrift
Scrum
\end{center}


\begin{itemize}
\item Video: \href{https://www.youtube.com/watch?v=PPO5GwSo0d4}{Scrum in 5 Minuten}
\item Scrum Guide: \href{https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-German.pdf}{scrumguides.org}
\end{itemize}

\section*{Scrum-Säulen}
\begin{itemize}
\item Transparenz
\item Überprüfung
\item Anpassung
\end{itemize}

\section*{Scrum-Werte}
\begin{itemize}
\item courage / Mut
\item commitment / Selbstverpflichtung 
\item focus / Fokus
\item respect / Respekt
\item openness / Offenheit
\end{itemize}

\section*{Scrum-Elemente}
\begin{itemize}
	\item Rollen
	\begin{itemize}
		\item Product Owner: erstellt und sortiert Product Backlog
		\item Scrum Master: sorgt für Einhaltung der Scrum-Regeln, beseitigt Impediments
		\item Entwicklungsteam: selbstorganisierend
	\end{itemize}
	\item Artefakte
	\begin{itemize}
		\item Product Backlog: Liste von Anforderungen
		\item Sprint Backlog: Tasks, die im aktuellen Sprint ausgeführt werden sollen
		\item Produktinkrement: Resultat am Ende des Sprints, potenziell auslieferbares Produkt
	\end{itemize}
	\item Ereignisse / Aktivitäten 
		\begin{itemize}
		\item Sprint: ein sich wiederholender Zeitraum, in dem bestimmte Arbeitsschritte abgearbeitet werden, wodurch am Ende ein nutzbares und potentiell auslieferbares Produkt ensteht
		\item Sprint Planning: Sprint-Ziel definieren, Sprint-Backlog erstellen
		\item Daily Scrum (Stand-up)
		\begin{itemize}
			\item Was habe ich seit dem letzten Daily Scrum erreicht?
			\item Was will ich bis zum nächsten Daily Scrum erreichen?
			\item Welche Impediments behindern mich?
	\end{itemize}
		\item Sprint Review: Produktinkrement vorführen, Product Backlog anpassen
		\item Sprint Retrospektive: Prozesse überprüfen, Verbesserungen identifizieren
	\end{itemize}

\end{itemize}

\end{document}

